000650:12::03|02|07/01/2021|15/01/2021|GALVANIZADO EN TALLER
:073711
RET
RET
RET
000649:12::03|02|11/01/2021|12/01/2021||:073937
RET
000605:12:03|03|16/12/2020||cliente resp a vb con modificaciones 23/12, se envian modificaiones 24/12, se debe cambiar o recotizar item n8/ se debe aclarar info de item 7 - no ha confirmado el cliente para fabricar y pedir material, se envia correo consultando dudas y pidiendo aprobación 04/1|:03|03|16/12/2020||cliente resp a vb con modificaciones 23/12, se envian modificaiones 24/12, se debe cambiar o recotizar item n8/ se debe aclarar info de item 7 - no ha confirmado el cliente para fabricar y pedir material,se envia vb con modificacion del item 7 para que apruebe.|:080401
RET
000649:12:03|02|11/01/2021|12/01/2021||:03|03|11/01/2021|12/01/2021|VB enviado 11/01|:082330
RET
000650:12:03|02|07/01/2021|15/01/2021|GALVANIZADO EN TALLER
:03|03|07/01/2021|15/01/2021|VB ENVIADO 11/01|:091502
RET
RET
000651:12::03|03|11/01/2021||ACRILICO SOLICITADO/ VB ENVIADO 11-01|:093855
RET
000605:12:03|03|16/12/2020||cliente resp a vb con modificaciones 23/12, se envian modificaiones 24/12, se debe cambiar o recotizar item n8/ se debe aclarar info de item 7 - no ha confirmado el cliente para fabricar y pedir material,se envia vb con modificacion del item 7 para que apruebe.|:03|03|16/12/2020||cliente resp a vb con modificaciones 23/12, se envian modificaiones 24/12, se debe cambiar o recotizar item n8/ se debe aclarar info de item 7 - no ha confirmado el cliente para fabricar y pedir material,se envia vb con modificacion del item 7 para que apruebe.11/01|:094520
RET
000651:12:03|03|11/01/2021||ACRILICO SOLICITADO/ VB ENVIADO 11-01|:03|03|11/01/2021||ACRILICO SOLICITADO/ SE HABLA A VENDEDOR YA QUE ITEM 1 ACERO  ANTES SE HIZO EN METALEX E OT ANTERIOR(326), SE LE CONSULTARA A CLIENTE QUE MATERIAL SERA FABRICADO FINALMENTE, PENDIENTE DE ENVIO DE VB|:112314
RET
000593:12:02|02|07/12/2020|21/12/2020|VIDRIO Y DISTANCIADORES SOLICITADO 10/12|:02|02|07/12/2020|21/12/2020|VIDRIO Y DISTANCIADORES SOLICITADO 10/12
:121455
RET
000593:12:02|02|07/12/2020|21/12/2020|VIDRIO Y DISTANCIADORES SOLICITADO 10/12
:02|02|07/12/2020|21/12/2020|vidrio ok el 11-01|:121516
RET
RET
000636:12:03|02|28/12/2020||PIZARRAS IMANTADA LLEGARON 06/01 - FALTAN 10 IMANES SOLICITADOS EL 07/01|:03|02|28/12/2020||OK TERMINADA 11/01|:123526
RET
000649:12:03|03|11/01/2021|12/01/2021|VB enviado 11/01|:03|04|11/01/2021|12/01/2021|OK TERMINADO 11/01|:130934
RET
RET
RET
RET
001336:12:03|02|06/01/2022||se fabricara item urgentes (1,2,3,4,6,7,8){:03|04|06/01/2022||se fabricara item urgentes (1,2,3,4,6,7,8){se saco grafica faltante menos item14 ya que se esta cotizando en lasercat.{:083846
RET
001336:12:03|04|06/01/2022||se fabricara item urgentes (1,2,3,4,6,7,8){se saco grafica faltante menos item14 ya que se esta cotizando en lasercat.{:03|04|06/01/2022||se fabricara item urgentes (1,2,3,4,6,7,8){se saco grafica faltante menos item14 ya que se esta cotizando en lasercat (con acrilicos ot 984).{:084154
RET
001344:12::03|02|11/01/2022|11/01/2022|se cotizo y lleva material a lasercat para corte laser{:132533
RET
RET
000964:12:03|04|06/07/2021||item 1 sacado acrilicos y grafica.15/09{se hizo muestra original al cliente de depto y se es´pera que diga si fabricar{item municipal debe elegir opcion{FALTA DETALLE DE VIA EVACUACION Y ECALERA DE EMERGENCIA{:03|04|06/07/2021||OK TERMINADO 11/01{ITEM 04 QUEDO NULO (NO SE FABRICO) YA QUE SE HARA EN OTRA OT Y EN TRO MATERIAL Y FORMATO.{:135945
RET
